<div>Laporan memuat adanya
permasalahan atas penyelesaian proyek pembangunan yaitu tidak fair dan
transparan.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan:</div>

<ul><li>Perusahaan
     pelapor adalah rekanan kontraktor yang telah mengerjakan beberapa proyek
     pembangunan di Bank Mandiri</li><li>Proyek
     pembangunan yang dilaporkan adalah terkait pembangunan flat.</li><li>Setiap
     pekerjaan yang dilakukan telah dikomunikasikan dan disetujui oleh
     konsultan pengawas dan Bank Mandiri, namun pekerjaan proyek tersebut
     diinstruksikan untuk diberhentikan berdasarkan memo tertanggal 23 Juni
     2020.</li><li>Bank Mandiri
     baru memberikan pernyataan secara tertulis via email pada tanggal 22
     Januari 2021 yang memastikan projek tersebut diberhentikan secara total
     dan tidak dilanjutkan lagi dalam waktu dekat setelah tertunda selama 7
     bulan tanpa kepastian.</li><li>Bank Mandiri
     melalui risalah rapat tanggal 7 September 2021, dimana rapat dilakukan via
     Microsoft Teams, &nbsp;memberikan pernyataan
     akan membayar biaya pembangunan atas pondasi saja. Pembayaran tersebut
     baru terlaksana di bulan Desember 2021.</li><li>Atas pekerjaan
     struktur atas yang telah dikerjakan oleh perusahaan pelapor, Bank Mandiri belum
     memberikan keputusan.</li><li>Atas
     penghentian sepihak tersebut, perusahaan pelapor mengalami kerugian
     sekitar Rp 4,5 miliar dikarenakan selama penghentian pekerjaan, perusahaan
     pelapor tetap harus menjaga dan mengamankan bangunan tersebut.</li><li>Perusahaan
     pelapor berharap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan
     mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.</li></ul>

Pelapor melampirkan beberapa file yaitu:

<ul><li>Site
     instruction proyek tertanggal 4 April 2020.</li><li>Memo dari
     Bank Mandiri ke perusahaan pelapor tertanggal 23 Juni 2020 dengan subjek
     yaitu pemberhentian sementara aktifitas pekerjaan struktur.</li><li>Surat dari
     Bank Mandiri kepada perusahaan pelapor tertanggal 22 Januari 2021 yang
     memuat pemberitahuan telah berakhirnya perjanjian pengadaan jasa
     kontraktor pekerjaan pembangunan apartment/flat</li><li>Risalah
     rapat proyek tanggal 7 September 2021, dimana rapat tersebut dilakukan
     untuk menindaklanjuti hasil audit struktur yang dilakukan oleh konsultan
     independen X.</li><li>Surat yang
     disampaikan ke Bank Mandiri tertanggal 31 Desember 2021 yang memuat
     penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi.</li></ul><div>

Atas laporan tersebut, kami meminta informasi tambahan dan pelapor
menginformasikan:<br></div><div><ul><li>Pelapor bersedia
dihubungi oleh tim investigasi. Pelapor menyampaikan nomor telepon yang bisa
dihubungi.</li><li>Nama-nama pihak yang
dilaporkan</li><li>Lokasi proyek dan periode
waktu indikasi pelanggaran terjadi.</li><li>Yang dimaksud tidak fair
dan transparan adalah:</li><ul><li>Bank Mandiri
memberhentikan pelaksanaan pekerjaan secara tiba-tiba sebelum masa perjanjian
berakhir dan pemberitahuan hanya disampaikan melalui site memo atas instruksi
secara lisan oleh Bapak X (pihak Bank Mandiri) dan tidak terdapat pemberitahuan
tertulis secara resmi ke perusahaan pelapor.&nbsp;</li><li>Bank Mandiri menerbitkan
surat pemberitahuan tanggal 22 Januari 2021 dimana surat diterbitkan pada saat
pembahasan mengenai pengakhiran dan penyelesaian proyek masih berlangsung.&nbsp;</li><li>Pada pembahasan
penghentian proyek, Bank Mandiri tidak mengakui data pelaksanaan pekerjaan yang
telah disetujui oleh PIC dari Bank Mandiri dan konsultan pengawas.&nbsp;</li><li>Bank Mandiri menunjuk secara
sepihak konsultan yang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan kontraktor
dan konsultan tesebut baru ditunjuk setelah 11 bulan sejak penghentian proyek dimana
seharusnya penilaian dapat dilakukan segera setelah Bank Mandiri
menginformasikan penghentian agar hasil penilaian sesuai dengan kondisi dan
fakta pada saat penghentian tersebut.&nbsp;</li><li>Bank Mandiri menggunakan
hasil review teknis sepihak dari konsultan penilai untuk memutuskan dan hasil
penilaian tidak pernah diberikan secara lengkap kepada perusahaan pelapor untuk
dipelajari.&nbsp;</li></ul><li>Perusahaan pelapor
mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi&nbsp;
via email dan rapat dengan pihak panitia pengadaan dan pihak user.</li><li>Perusahaan pelapor baru
melaporkan mengenai penghentian proyek saat ini dikarenakan perusahaan pelapor
menunggu proses yang dilakukan oleh internal Bank Mandiri dengan harapan proyek
dapat dilanjutkan dan diselesaikan serta hak perusahaan pelapor dapat
dibayarkan.</li><li>Atas file site
instruction, informasi yang ingin disampaikan adalah file tersebut merupakan
persetujuan atas perubahan tiang pancang oleh konsultan pengawas dan Bank
Mandiri.</li><li>Atas surat yang
disampaikan Bank Mandiri kepada perusahaan pelapor tanggal 22 Januari 2021,
perusahaan pelapor telah menanggapinya melalui surat dan email tertanggal 5
Februari 2021. Pelapor melampirkan bukti surat dan email yang disampaikan ke
Bank Mandiri.</li><li>Atas file risalah rapat proyek tanggal 7 September 2021, informasi yang ingin disampaikan adalah Bank Mandiri
menyampaikan hasil review sepihak dan tidak menerima pekerjaan pondasi atas
dengan tidak melihat data dan fakta di lapangan.</li><li>Atas file surat yang disampaikan ke Bank Mandiri
tertanggal 31 Desember 2021, Bank Mandiri belum memberikan tanggapan.

</li></ul></div>